# 📊 sgClaw 项目协作时间表

2周开发计划 · 5人团队 · 关键路径：P1a + P2 联调（Day 3-5）

## 📊 完整甘特图

💡 图例说明： 红色任务 = 关键路径（阻塞后续工作） | 菱形 = 里程碑 | active = E2E测试周
gantt title sgClaw 2周开发计划（关键路径：P1a+P2） dateFormat YYYY-MM-DD axisFormat Day %d section 关键路径⭐ P1a环境搭建 :p1a1, 2026-03-04, 2d P1a Pipe协议开发 :crit, p1a2, after p1a1, 1d P1a+P2联调Pipe通信 :crit, p1a3, after p1a2, 2d P1a完善15个Action :crit, p1a4, after p1a3, 1d W1里程碑演示 :milestone, m1, after p1a4, 0d P1a+P1b集成Runtime :p1a5, after p1a4, 1d P1a MAC安全策略 :p1a6, after p1a5, 1d P1a bug修复 :p1a7, after p1a6, 2d P1a代码审查交付 :milestone, m2, after p1a7, 1d section P2浏览器对接 P2环境搭建 :p2a, 2026-03-04, 2d P2 ProcessHost框架 :p2b, after p2a, 1d P2+P1a联调Pipe :crit, p2c, after p2b, 2d P2 CommandRouter对接 :p2d, after p2c, 1d P2 MAC白名单 :p2e, after p2d, 1d P2+P4 UI对接 :p2f, after p2e, 1d P2 bug修复 :p2g, after p2f, 2d P2交付 :milestone, after p2g, 1d section P1b业务支持 P1b环境搭建 :p1b1, 2026-03-04, 2d P1b SkillLoader开发 :p1b2, after p1b1, 3d P1b Memory开发 :p1b3, after p1b2, 2d P1b+P1a集成Runtime :p1b4, after p1b3, 1d P1b+P3 Skill测试 :p1b5, after p1b4, 1d P1b Critic评估器 :p1b6, after p1b5, 1d P1b bug修复 :p1b7, after p1b6, 1d P1b交付 :milestone, after p1b7, 1d section P3业务技能 P3场景调研 :p3a, 2026-03-04, 1d P3黄金样本制作 :p3b, after p3a, 3d P3提示词工程 :p3c, after p3b, 1d P3 AI批量翻译 :p3d, after p3c, 3d P3质量抽检 :p3e, after p3d, 2d P3交付Skill仓库 :milestone, after p3e, 0d section P4前端发布 P4环境搭建 :p4a, 2026-03-04, 2d P4 UI原型设计 :p4b, after p4a, 1d P4 Side Panel开发 :p4c, after p4b, 2d P4 Skill后台开发 :p4d, after p4c, 1d P4+P2 IPC对接 :p4e, after p4d, 1d P4测试框架搭建 :p4f, after p4e, 1d P4 E2E测试 :p4g, after p4f, 2d P4打包发布 :milestone, p4h, after p4g, 1d section 全员里程碑 环境搭建完成 :milestone, after p1a1 p2a p1b1 p3a p4a, 0d W1里程碑(链路打通) :milestone, m1_all, 2026-03-08, 0d E2E测试周 :active, e2e, 2026-03-11, 2d W2里程碑(正式发布) :milestone, m2_all, 2026-03-14, 0d

## 🔗 依赖关系图

graph TD A[Day 1-2: 环境搭建] --> B[Day 3: P1a Pipe 协议] B --> C[Day 4-5: P1a+P2 联调 Pipe ⭐] C --> D[Day 5 晚: W1 里程碑] D --> E1[Day 6: P1a+P1b 集成] D --> E2[Day 6: P1b+P3 Skill] D --> E3[Day 6: P2+P4 UI] E1 --> F[Day 7: 安全+AI] E2 --> F E3 --> F F --> G[Day 8-9: E2E 测试] G --> H[Day 10: P4 打包发布] style C fill:#ff6b6b,stroke:#c92a2a,color:#fff style D fill:#51cf66,stroke:#2f9e44,color:#fff style H fill:#51cf66,stroke:#2f9e44,color:#fff

## ⚡ 关键路径可视化

⚠️ 极高风险：Day 4-5 的 P1a + P2 联调是整个项目的关键瓶颈。如果这两天 Pipe 通信不通，所有后续工作都会被阻塞！

    Day 1-2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 环境搭建（并行）
               ┃
    Day 3 ━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━ P1a Pipe 协议开发 ⭐
               ┃
    Day 4-5 ━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━ P1a + P2 联调 Pipe ⭐⭐⭐
               ┃                    （关键路径，阻塞所有人）
               ┃
               ▼
         【W1 里程碑】链路打通
               ┃
    Day 6 ━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━ 三组并行集成：
               ├─ P1a + P1b (Runtime)
               ├─ P1b + P3 (Skill)
               └─ P2 + P4 (UI)
               ┃
    Day 7 ━━━━━┫ 安全策略 + AI 翻译
               ┃
    Day 8-9 ━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━ 全员 E2E 测试
               ┃
    Day 10 ━━━━▼━━━━━━━━━━━━━━━━━ P4 打包发布
          【W2 里程碑】正式发布

## 👥 人员负载分析

日期 | P1a（你） | P1b | P2 | P3 | P4 | 总负载
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Day 1-2 | 🟢 中 | 🟢 中 | 🟢 中 | 🟢 中 | 🟢 中 | 5 人
Day 3 | 🔴 高 | 🟡 低 | 🟡 低 | 🟢 中 | 🟢 中 | 2 人高负载
Day 4-5 | 🔴 极高 | 🟢 中 | 🔴 极高 | 🟢 中 | 🟢 中 | 2 人关键路径
Day 6 | 🔴 高 | 🔴 高 | 🟢 中 | 🟢 中 | 🟢 中 | 2 人高负载
Day 7 | 🟢 中 | 🔴 高 | 🟢 中 | 🔴 高 | 🟢 中 | 2 人高负载
Day 8-9 | 🟢 中 | 🟢 中 | 🟢 中 | 🟢 中 | 🟢 中 | 5 人 E2E
Day 10 | 🟡 低 | 🟡 低 | 🟡 低 | 🟡 低 | 🔴 高 | 1 人高负载

图例： 🔴 极高/高负载 🟢 正常负载 🟡 低负载

## ⚠️ 风险热力图

             风险等级
    时间     │ 低 │ 中 │ 高 │ 极高
    ─────────┼────┼────┼────┼─────
    Day 1-2  │ ✓  │    │    │
    Day 3    │    │ ✓  │    │
    Day 4-5  │    │    │    │ ⭐⭐⭐  ← Pipe 通信不通
    Day 6    │    │    │ ✓  │
    Day 7    │    │ ✓  │    │
    Day 8-9  │    │ ✓  │    │
    Day 10   │    │ ✓  │    │

预案（Day 4-5 极高风险）：
1. Day 4 晚上还没通 → P1b 全力支援
2. Day 5 中午还没通 → 启动降级方案（HTTP 替代 Pipe）

## ✅ 里程碑验收清单

### W1 里程碑（Day 5 晚上）

演示场景：

1. P4 打开 Side Panel UI
2. 输入："点击页面上的登录按钮"
3. Vue → C++ → Rust → 大模型（mock）→ Rust → C++ → 浏览器
4. 浏览器真实点击按钮

验收标准：

- Pipe 双向通信稳定（无消息丢失）
- 15 个 BrowserAction 全部测试通过
- MAC 白名单生效（非白名单域名被拦截）
- 延迟 < 100ms（从命令到执行完成）

### W2 里程碑（Day 10）

交付物：

- .deb 安装包（银河麒麟 V10）
- .exe 安装包（Windows 10/11）
- 6 个业务场景演示视频
- 完整文档（API + Skill 开发指南 + 部署手册）

验收标准：

- 两平台安装成功
- E2E 测试全部通过
- 单元测试覆盖率 > 70%
- 内存占用 < 10MB（sgClaw 进程）
- 无已知 P0/P1 级 bug

📄 文档版本：v1.0 | 最后更新：2026-03-04 | 维护者：项目经理